\section{Projektplan und Teilprojekte}
Als Hilfsmittel für die Projektplanung und das Projektmanagement wurde das Tool "Microsoft Project 2010", welches im Rahmen der MSDNAA von der Hochschule bereitgestellt wird, verwendet.

Der Projektstart wurde auf den 12. März datiert und sollte am 28. Mai erfolgreich abgeschlossen werden. Des Weiteren war das Projekt in fünf Teilprojekte unterteilt. 

Das erste Teilprojekt war die Projektplanung, welchem der erste Meilenstein "Planung abgeschlossen" folgte. Nach der erfolgreichen Projektplanung teilte sich das Gesamtprojekt in zwei parallele Teilprojekte.

In den parallelen Teilprojekten ''Android'' und "Hardware" wurden gleichzeitig die hard- und softwarerelevanten Arbeitspakete abgearbeitet. Insgesamt bestanden die parallel laufenden Teilprojekte aus jeweils drei Arbeitspaketen. Nach Abschluss beider Teilprojekte folgte der  Meilenstein ''Systemimplementierung abgeschlossen''.

Darauffolgend begann die Testphase des Gesamtsystems im Teilprojekt "Test". Abgeschlossen wurde das Projekt mit Beendigung des Teilprojekts "Dokumentation".
\begin{figure}[ht]
	\centering
  \includegraphics[scale=0.8]{Bilder/pp.jpg}
	\caption{Projektplan}
	\label{fig_pp}
\end{figure}